The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Studi Theory of Constraints dalam Manajemen Konstruksi pada Proyek Pembangunan Pop Hotel Lampung
Theory of Constraints adalah suatu teori yang memfokuskan perhatian manajer pada kendala yang memperlambat proses produksi. Penelitian dilakukan dengan menerapkan TOC kedalam bidang pelaksanaan konstruksi. Hal ini diawali dengan studi literatur dan dilanjutkan dengan survey yaitu penyebaran kueisioner pada konsultan dan kontraktor pembangunan Pop Hotel Lampung. Penelitian bertujuan untuk mendapatkan kendala-kendala yang terjadi dilapangan pada pelaksanaan konstruksi beserta langkah yang sering dilakukan berdasar langkah-langkah pada TOC. Hasil analisa mean tertinggi menunjukkan bahwa kendala yang terjadi dan langkah penyelesaian proses konstruksi yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang timbul yaitu dengan melakukan perbaikan di bidang manajemen dan jumlah. Kemudian dengan perhitungan regresi linear yang dibantu dengan software statistik menunjukkan bahwa langkah penyelesaian yang dipilih belum tentu dapat menyelesaikan masalah yang ada. Kata kunci : Manajemen biaya, Theory of Constraints, kendala, dan pekerjaan struktur
Studi Theory of Constraints dalam Manajemen Konstruksi pada Proyek Pembangunan Pop Hotel Lampung (File PDF)
Studi Theory of Constraints dalam Manajemen Konstruksi pada Proyek Pembangunan Pop Hotel Lampung (Other)
HTML Summary of #2100 Studi Theory of Constraints dalam Manajemen Konstruksi pada Proyek Pembangunan Pop Hotel Lampung
Mesin (General). Mesin Sipil (General)
Konstruksi bangunan